\chapter{Planificación temporal}
	A continuación, se exponen los tiempos estimados para la realización de cada parte del proyecto y los tiempos reales que han resultado al final, 
	junto con el error relativo. Los tiempos están expresados en horas.

	\begin{table}[H]
		\centering
		\begin{tabular}{|l|c|c|c|}
			\hline
			\rowcolor{LightPurple} \textbf{Tarea} & \textbf{Estimación (h)} & \textbf{Real (h)} & \textbf{Error relativo}\\
			\hline
			Investigación & 54 & 64 & 19\% \\
			\hline
			Planificación & 12 & 15 & 25\% \\
			\hline
			Diseño de la Arquitectura & 40 & 48 & 20\% \\
			\hline
			Elicitación y Análisis de Requisitos & 35 & 40 & 14\% \\
			\hline
			Implementación & 140 & 168 & 20\% \\
			\hline
			Pruebas & 28 & 31 & 11\% \\
			\hline
			\textbf{Total} & \textbf{309} & \textbf{366} & \textbf{18\%} \\
			\hline
		\end{tabular}
		\caption{Plafinificación temporal}
	\end{table}
	
	Podemos concluir diciendo que el error relativo total es aceptable, pues es tan sólo del 18\%.
